Tin tức Bình Định

https://tintucbinhdinh.vn

Giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư

Chiều 24/01, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) và tái định cư (TĐC) dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua địa bàn tỉnh. 
Giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư

Theo báo cáo tại cuộc họp, đến nay, các địa phương đã hoàn thành công tác lập, phê duyệt phương án bồi thường GPMB, công tác xác nhận nguồn gốc và phê duyệt phương án bồi thường GPMB đối với phần diện tích chủ đầu tư bàn giao bổ sung, xét giao đất tái định cư và giao đất tái định cư ngoài thực địa cho các hộ dân xây dựng nhà, xây dựng khu cải táng và di dời mồ mả.

Các địa phương đã bàn giao cho Chủ đầu tư tuyến chính với diện tích 951/953,19 ha, đạt 99,8%, chiều dài 117,43/117,99 km, đạt 99,5%. Thực hiện giải ngân 4.694,5 tỷ đồng, đạt 97,4% vốn cấp; trong đó, diện tích tuyến chính 950,62/953,19 ha, đạt 99,7%. Riêng 02 địa phương là Hoài Ân và Phù Mỹ đã hoàn thành giải ngân 100% vốn cấp.

Hiện nay, còn 03 tổ chức, 03 hộ chưa thống nhất phương án, nhận tiền, bàn giao mặt bằng và 02 vị trí tuyến điện 110kV chưa đóng điện trên tuyến chính Quy Nhơn - Chí Thạnh. Bên cạnh đó, còn 04 địa phương (Hoài Nhơn, Tây Sơn, Tuy Phước, Quy Nhơn) và Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh chưa hoàn thành di dời hạ tầng kỹ thuật.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đánh giá cao nỗ lực của các địa phương trong công tác bồi thường, GPMB và TĐC thời gian qua. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu, sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, duy trì các cuộc họp định kỳ để giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, GPMB và TĐC.

Để đảm bảo yêu cầu tiến độ dự án, các địa phương cần tập trung xử lý dứt điểm những trường hợp còn tồn đọng. Chỉ đạo các đơn vị chức năng bám sát hiện trường, tổ chức làm việc trực tiếp với các trường hợp còn lại để giải quyết dứt điểm các vấn đề khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB; tuyên truyền, vận động các hộ dân sớm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, nhận đất TĐC và bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư triển khai thi công xây dựng; đồng thời, củng cố hồ sơ, thủ tục, ban hành Quyết định và triển khai kế hoạch cưỡng chế để đảm bảo yêu cầu tiến độ dự án. Giải quyết các đơn khiếu nại, kiến nghị của các hộ dân, trong đó tập trung giải quyết dứt điểm các nội dung kiến nghị chính đáng theo đúng quy định hiện hành, để hạn chế các trường hợp phải tổ chức cưỡng chế. Cùng với đó, các địa phương tiếp tục triển khai xây dựng hoàn thành các khu TĐC còn lại và thực hiện di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên tuyến chính. Khẩn trương phối hợp làm việc với Ban QLDA 85, 2 rà soát kinh phí để đảm bảo tiến độ giải ngân đối với kế hoạch vốn năm 2023; đồng thời, đăng ký kế hoạch vốn năm 2024 để đảm bảo kinh phí chi trả theo phương án bồi thường GPMB được duyệt.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp hướng dẫn, đôn đốc Ban QLDA 85, 2 và các Nhà thầu thi công có liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định để đảm bảo việc khai thác mỏ vật liệu phục vụ thi công dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu Ban QLDA 85, 2 chủ động tích cực phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai dự án để kịp thời giải quyết hoặc kiến nghị giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh; đồng thời, phối hợp rà soát, xác định cụ thể các điểm Găng để các địa phương ưu tiên tập trung GPMB đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án. Bên cạnh đó, Ban QLDA 85, 2 chỉ đạo đơn vị thi công tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị triển khai thi công trên các mặt bằng đã được bàn giao để đảm bảo tiến độ dự án; nghiêm túc thực hiện đầy đủ quy định về đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, an ninh trật tự,… trong khu vực ảnh hưởng dự án. Nhắc nhở các đơn vị thi công quản lý chặt chẽ phương tiện phục vụ thi công, tuân thủ nghiêm về tải trọng vận chuyển tham gia lưu thông trên các tuyến đường địa phương để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông. Chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế khảo sát, bổ sung một số đường gom dân sinh để đảm bảo lưu thông, đi lại của các hộ dân sau khi thi công xong đường cao tốc. Chỉ đạo các Nhà thầu thi công khẩn trương hoàn thiện các thủ tục chuyển đổi rừng, đất rừng để đảm bảo khai thác các mỏ đất; đồng thời, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục khai thác mỏ đất, cát để đảm bảo phục vụ dự án. Khẩn trương lập các thủ tục để nộp tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa đối với diện tích đất chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước sang phục vụ xây dựng tuyến chính Đường cao tốc Bắc - Nam theo đúng quy định hiện hành./.


THÔNG TIN NGUỒN TIN
Link bài viết tại đây 
Ngày đăng: 24.01.2024
Nguồn: BINHDINH.GOV.VN

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây