Bình Định: Bàn giao hơn 950ha mặt bằng thuộc dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam

Tính đến ngày 02/5, các địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư diện tích hơn 950ha, đạt 99,8% với chiều dài tuyến gần 118km.
Bình Định: Bàn giao hơn 950ha mặt bằng thuộc dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam
Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải hoàn thành bàn giao mặt bằng cho các chủ đầu tư trước ngày 15/5.
 

Chiều 2/5, UBND tỉnh đã họp kiểm tra tình hình triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) và tái định cư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021- 2025, đoạn qua địa phận tỉnh Bình Định.

Theo báo cáo tại cuộc họp, đến nay, công tác bồi thường GPMB và tái định cư Dự án đã cơ bản hoàn thành. Các địa phương đã thi công xây dựng hoàn thành 39/40 khu tái định cư, đạt 95%, hoàn thành việc giao đất tái định cư ngoài thực địa cho 904 hộ (1.044 lô đất). Công tác di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật do địa phương quản lý và di dời tuyến điện trên 110kV, hệ thống hạ tầng kỹ thuật do các cơ quan Trung ương quản lý đã cơ bản hoàn thành.

Hiện còn 13 ngôi nhà chưa tháo dỡ bàn giao mặt bằng để thi công (mặc dù các hộ dân đã thống nhất phương án GPMB và nhận tiền đền bù); 3 tổ chức chưa bàn giao mặt bằng. Trong đó, 1 tổ chức là Công ty TNHH Vũ Hà (Tuy Phước) vẫn chưa thống nhất phương án bồi thường di dời; 2 tổ chức còn lại là Công ty CP Hồng Hà Bình Định (thị xã An Nhơn) đã thống nhất phương án đền bù nhưng chưa tháo dỡ, bàn giao mặt bằng; Chi nhánh công trình Viettel Bình Định (thị xã Hoài Nhơn) tạm thời chấp thuận phương án đền bù lần 1, tháo dỡ mặt bằng ngày 10/5.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã phê bình các địa phương và chủ đầu tư chưa thực hiện quyết liệt trong công tác bồi thường GPMB và tái định cư. Đồng thời yêu cầu các địa phương có liên quan tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả công tác bồi thường GPMB và tái định cư.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng, Thủ tướng Chính phủ đã chốt thời hạn hoàn thành Dự án ngày 30/6/2025, rút ngắn 6 tháng so với kế hoạch, do đó, các địa phương cần tập trung củng cố hồ sơ, thủ tục, triển khai thực hiện kế hoạch cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công đối với các trường hợp cố tình không chịu bàn giao mặt bằng và không chấp hành phương án bồi thường GPMB được cấp thẩm quyền phê duyệt; tập trung chỉ đạo các đơn vị chức năng bám sát hiện trường, tổ chức làm việc trực tiếp với các hộ dân để kịp thời giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB… tiến tới hoàn thành bàn giao mặt bằng cho các chủ đầu tư trước ngày 15/5/2024.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàn cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh chủ trì và các Sở, ngành liên quan phối hợp thực hiện, giải quyết tốt các vướng mắc còn tồn tại, nhất là giải quyết các đơn khiếu nại, kiến nghị của hộ dân như tại huyện Hoài Ân, An Nhơn...

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu Ban quản lý Dự án 85, Ban quản lý Dự án 2 chủ động tích cực phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan giải quyết các điểm còn tồn tại, vướng mắc để các địa phương tập trung thực hiện công tác GPMB đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án. Nghiêm túc thực hiện đầy đủ quy định về đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, kịp thời khắc phục tình trạng hư hỏng hạ tầng giao thông trong khu vực ảnh hưởng Dự án nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến cuộc sống và hoạt động sản xuất của người dân…



THÔNG TIN NGUỒN TIN
Link bài viết tại đây 
Ngày đăng: 04.5.2024
Nguồn: BAOXAYDUNG.COM.VN