Bộ trưởng Bộ Giao thông: Thông xe cao tốc nối Bình Định và Phú Yên đúng dịp 2/9

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh chỉ đạo đẩy nhanh thi công, phấn đấu thông xe hai tuyến cao tốc đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn và đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh đúng dịp lễ 2/9.
anh cao tc

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh kiểm tra hiện trường cao tốc qua tỉnh Phú Yên.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa trực tiếp kiểm tra hiện trường 2 tuyến cao tốc đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn và đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh đoạn qua tỉnh Phú Yên.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án 85, Dự án Cao tốc đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn dài hơn 70 km, đến nay đạt tiến độ hơn 70% giá trị hợp đồng, nhanh 0,29% so với tiến độ được duyệt.

Dự án Cao tốc đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh dài 61,7 km đi qua 2 tỉnh Bình Định và Phú Yên đạt hơn 71% sản lượng, cơ bản đảm bảo yêu cầu.

Đồng thời, cả 2 dự án cơ bản hoàn thành 79 cầu, còn lại 14 cầu đang lao dầm.

Hiện nay, các khó khăn vướng mắc cơ bản trên 2 dự án đã được giải quyết. Thời tiết đã vào mùa khô, các nhà thầu đã và đang tập trung huy động thiết bị, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công trên hiện trường.

Đối với Dự án Cao tốc đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh, ông Phạm Văn Minh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án 85 cho hay, cầu Kỳ Lộ dài gần 1,9 km, cao 49 m đang thi công trong điều kiện gió lớn nên gặp nhiều khó khăn song nhà thầu đang nỗ lực để xử lý “đường găng” này.

1743602517551

Cầu Kỳ Lộ, vượt sông Kỳ Lộ, thuộc cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh vẫn đang thi công, chưa hoàn thành lao dầm.

Lãnh đạo ban quản lý dự án cũng cho biết, tại gói thầu số 11-XL thuộc Dự án Cao tốc đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn, đến tháng 10/2024 mới có chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng đoạn qua rừng tự nhiên (phần mái taluy). Điều này dẫn đến nhà thầu nhận mặt bằng đoạn đoạn tuyến này chậm 8 tháng so với kế hoạch.

Đồng thời, các đơn vị triển khai dự án tập trung xử lý khối lượng đào đất đá còn lại rất lớn khoảng 1,6 triệu m3 để đảm bảo tiến độ gói thầu và tiến độ chung của dự án.

Lãnh đạo ban quản lý cam kết sẽ đưa 2 dự án cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh thông xe đúng dịp 2/9.

Tại buổi thị sát, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh ghi nhận, biểu dương tiến độ thi công 2 dự án cao tốc qua tỉnh Bình Định, Phú Yên; đặc biệt là quyết tâm vượt qua điều kiện thời tiết bất lợi ở cầu Kỳ Lộ.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị cần tranh thủ thời tiết miền Trung đang vào mùa khô để đẩy nhanh tiến độ thi công. Chủ đầu tư phải chỉ đạo nhà thầu làm ngày làm đêm, tăng ca tăng kíp.

 “Việc thi công càng khó khăn càng phải quyết tâm cao độ, phải tranh thủ xong càng sớm ngày nào càng tốt ngày đấy. Đến 2/9, các dự án Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong còn lại này phải nối nhịp thông tuyến để chào mừng ngày lễ lớn, hoàn thành thông tuyến từ Bắc tới Nam”, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu.

THÔNG TIN NGUỒN TIN
Link bài viết tại đây 
Ngày đăng: 03.04.2025
Nguồn: BAODAUTU.VN