Tin tức Bình Định

https://tintucbinhdinh.vn

Cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn đạt hơn 63% khối lượng dự án

Dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn đang được triển khai thi công khẩn trưởng. Tuy nhiên, thời tiết liên tục có mưa khiến việc thi công gói thầu 11-XL của dự án lại gặp nhiều khó khăn.

Dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn, thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025. Chiều dài dự án này hơn 70 km đi qua thị xã Hoài Nhơn, các huyện Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù Cát, Tây Sơn và thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn gồm 2 gói thầu. Sau hơn 2 năm khởi công, các nhà thầu đã thi công đạt hơn 63% khối lượng công trình, đáp ứng tiến độ yêu cầu. 

cao toc hoai nhon - quy nhon dat hon 63 khoi luong du an hinh anh 1
Mặt đường cao tốc Dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn đoạn qua huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.
 

Hiện nay, liên danh nhà thầu gói thầu 12-XL đã cơ bản hoàn thiện phần đắp đất nền đường và đang tập trung thảm nhựa mặt đường. Riêng gói thầu 11-XL tiến độ đạt thấp hơn, nhiều vị trí, nhà thầu đang hạ cốt nền để đưa đất đá điều phối đi nơi khác. Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Ban Điều hành dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn cho biết: 

“Hết mùa mưa rồi nhưng vẫn còn mưa rải rác nên cũng ảnh hưởng phần nào đến đến tiến độ thi công. Hiện nay, nhà thầu vẫn đang tốc lực đẩy tiến độ thi công lên để đáp ứng việc mà hoàn thành sớm so với yêu cầu. Trên công trường hiện nay có 1.500 cán bộ, công nhân đang làm liên tục”.

cao toc hoai nhon - quy nhon dat hon 63 khoi luong du an hinh anh 2
Công nhân lắp đặt lan can.
 

Hiện nay, Trạm dừng nghỉ của Dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn tại Km35+500 thuộc địa bàn huyện Phù Mỹ chưa được bàn giao mặt bằng làm chậm tiến độ triển khai của nhà đầu tư. UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo về việc tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các trạm dừng nghỉ trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh.

Cuối năm 2024, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu UBND huyện Phù Mỹ chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để làm trạm dừng nghỉ tại Km35+500. Trước ngày 5/1/2025, phải hoàn thành bàn giao mặt bằng sạch cho các chủ đầu tư. Tuy nhiên, đến nay công tác giải phóng mặt bằng tại đây chưa hoàn thành.

Ông Ngô Thanh Hải, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Mỹ cho biết, điểm dừng nghỉ cao tốc Bắc-Nam tại vị trí Km35+500 khoảng 10 héc ta và nằm hai bên cao tốc, khu vực này chủ yếu rừng sản xuất. Huyện Phù Mỹ đang rà soát, áp giá đền bù, sớm giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư.

"Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là khu vực dừng nghỉ trên tuyến cao tốc, đến giờ này các thủ tục pháp lý cũng đã đầy đủ. Hiện nay Ban Quản lý dự án cũng đang thực hiện áp giá và dự kiến trong tháng 2 này sẽ trình UBND huyện thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng. Dự kiến đầu tháng 3 sẽ đăng ký, xuất vốn để chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư và nhà thầu triển khai thi công điểm dừng nghỉ", ông Ngô Thanh Hải nói.
 


Đại hội điểm đảng bộ cấp cơ sở ở Bình Định bầu trực tiếp bí thư

VOV.VN - Trong ngày 24 và 25/2, Đảng bộ xã Cát Thành, huyện Phú Cát, tỉnh Bình Định tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức Đại hội điểm đảng bộ cấp cơ sở của tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030.
 

  



THÔNG TIN NGUỒN TIN
Link bài viết tại đây 
Ngày đăng: 26.02.2025
Nguồn: VOV.VN

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây