Tin tức Bình Định

https://tintucbinhdinh.vn

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn phấn đầu hoàn thành vượt tiến độ

Với sự tích cực của MTTQ Việt Nam các cấp cùng với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), và sự nỗ lực của các đơn vị thi công, sau 1 năm Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đã dần hình thành, một số hạng mục thi công hoàn thành vượt tiến độ đề ra.
du-an-1.jpg
Một góc cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn nhìn từ trên cao.

Theo đó, Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, với tổng vốn đầu hơn 20.400 tỷ đồng, lớn nhất trong số 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía đông, giai đoạn 2021 - 2025. Cụ thể tuyến cao tốc này có chiều dài hơn 88 km, dự án đi qua 4 huyện, thị xã của tỉnh Quảng Ngãi và thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Hiện nay dự án đang trong quá trình tổ chức thi công, cùng với sự nỗ lực của MTTQ Việt Nam các cấp, của các ngành chức năng và người dân nên tiến độ dự án có những chuyển tích cực.

du-an-2-92bf1c84dce9dacde24f7dcc38ebd7b0.jpg
Nhân công và máy móc đang làm nền đường cao tốc đoạn qua huyện Tư Nghĩa.

Ngày 1/4 ghi nhận thực tế của chúng tôi, sau một năm thi công, dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đã dần hình thành một số hạng mục như: Đắp nền đường, xây dựng các cầu cống, hầm;…. Trong đó, cầu sông Vệ nối 2 huyện Mộ Đức và huyện Tư Nghĩa , tỉnh Quảng Ngãi là cầu lớn nhất trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn với chiều dài 610m, toàn bộ 134 cọc khoan nhồi đã hoàn thành. Nhà thầu đã thi công được 13/16 bệ móng, mố trụ, 12/14 thân mố trụ, 55/105 dầm cầu, tiến độ đáp ứng kế hoạch.

du-an-4.jpg
Thi công hầm số 2 trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Ông Nguyễn Tấn Đông, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đèo Cả cho biết, về mặt bằng, tính đến nay tỉnh Bình Định đã bàn giao được 99%, tỉnh Quảng Ngãi đã bàn giao được 97,5%. Trên tuyến cao tốc có 3 hầm xuyên núi gồm: hầm 1 dài 610m, hầm 2 dài 700m và hầm 3 dài 3.200m, cùng 77 cầu, 586 cống, 81 hầm chui dân sinh. Đến nay, đã đào thông 2 trong số 3 hầm xuyên núi trên tuyến, đã triển khai thi công 57/77 cầu, đắp nền đường 2,6 triệu m3.

du-an-3.jpg
Cầu sông Vệ trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đang được thi công.

“Toàn dự án đã huy động 43 mũi thi công với gần 3.200 nhân sự, hơn 1.100 máy móc thiết bị đến công trường. Cả 3 gói thầu (XL1, XL2, XL3) đều tổ chức thi công 2 ca, riêng các hạng mục hầm nhà thầu thực hiện thi công liên tục 24/24, các kỹ sư, công nhân thay ca nhau làm việc liên tục không ngừng nghỉ với quyết tâm phấn đấu hoàn thành dự án vượt tiến độ”, ông Nguyễn Tấn Đông nói.

du-an-5-9dd8c0afd74335b33a41c3bdae93d954.jpg
Nhân công đang hàn sắt bên trong hầm số 2.

Ông Võ Thanh An, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi cho biết, để dự án đảm bảo tiến độ, thời gian qua, Mặt trận các cấp trong tỉnh phối hợp với các ngành chức năng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức họp dân để tháo gỡ vướng mắc về giá đền bù đất đai, cây cối, hoa màu, bố trí TĐC cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

du-an-9-e64377d7bbfe4710685baabd0aa5ec9d.jpg
Máy móc được huy động thi công dự án cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn.

“Thời gian tới, Mặt trận các cấp trong tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác GPMB còn lại và giám sát trong quá triển khai thi công dự án và bố trí TĐC cho các hộ dân bị ảnh hưởng, đồng thời tiếp thu, lắng nghe ý kiến của người dân phản ánh về dự án để từ đó tháo gỡ nhiều bất cập liên quan đến dự án cao tốc”, ông Võ Thanh An nói.

du-an-8.jpg
Công nhân làm giàn chống đỡ bên trong miệng hầm số 2.
du-an-7.jpg
Một đoạn cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đang dần hình thành.




THÔNG TIN NGUỒN TIN
Link bài viết tại đây 
Ngày đăng: 02.04.2024
Nguồn: DAIDOANKET.VN

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây