Tin tức Bình Định

https://tintucbinhdinh.vn

Đảm bảo phòng chống mưa lũ trên công trường cao tốc Bắc - Nam qua Bình Định

Hôm nay (6/10), ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định kiểm tra hiện trường dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 qua địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu các nhà thầu phải đảm bảo chất lượng công trình, phòng chống thiên tai mùa mưa lũ.

Hầm Sơn Triệu thuộc địa phận phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn và xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định là một hạng mục quan trọng nằm trong gói thầu 11-XL, dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh. Hầm Sơn Triệu bắt đầu thi công từ ngày 1/11/2023.

Ống hầm phải có chiều dài 535m, ống hầm trái có chiều dài 600m, mỗi ống hầm gồm 3 làn xe. Tốc độ thiết kế 120km/h. Đến nay, nhà thầu Công ty Cổ phần Sông Đà 10 thi công hầm Sơn Triệu đạt 75%, ống hầm phải đã thi công hoàn thành bê tông cốt thép vỏ hầm, đang thi công hoàn thiện hệ thống kỹ thuật và mặt đường; ống hầm trái đã thi công hoàn thành công tác đào và lắp đặt kết cấu chống đỡ hầm. Nhà thầu đang triển khai thi công màng chống thấm và bê tông cốt thép vỏ hầm. Trong suốt quá trình thi công, nhà thầu luôn bố trí 3 ca (mỗi ca 8 tiếng) làm việc kể cả ngày nghỉ, ngày lễ. 

Dam bao phong chong mua lu tren cong truong cao toc bac - nam qua binh Dinh hinh anh 1
Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định (người đội mũ cối) trao đổi với đại diện các nhà thầu thực hiện cao tốc Bắc-Nam qua địa bàn tỉnh
 

Tại Km50+465 đến Km57+460 thuộc gói thầu 12-XL, dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn, Quy Nhơn, nhà thầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc đang tập trung thi công công trình. Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc đã tiến hành thảm cấp phối đá dăm, đang rải nền cấp phối gia cố xi măng (CTB). Công ty này đang khẩn trương thi công các tấm lát và vuốt mái để gieo cỏ nhằm bảo vệ mái taluy. Hiện nay, nhà thầu triển khai nhiều giải pháp đẩy nhanh các hạng mục quan trọng, bù vào thời gian không thi công được do mưa bão, nhất là các cầu, cống trên tuyến để đảm bảo dòng chảy thông suốt.

Dam bao phong chong mua lu tren cong truong cao toc bac - nam qua binh Dinh hinh anh 2
Cửa hầm Sơn Triệu.
 

Tại các điểm đến kiểm tra, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho rằng, khối lượng đất đắp cao tốc rất cao. Vì vậy, các nhà thầu cần sớm xử lý, gia cố nhanh mái taluy dương để tránh tình trạng sạt trượt khi mưa xuống.

“Không đổ bê tông cốp pha trong mùa mưa. Nếu cố chạy theo tiến độ mà đổ bê tông cốp pha thì sẽ hỏng hết, chắc chắn thời gian nữa chất lượng sẽ xuống rất nhanh. Tranh thủ thời gian xử lý các taluy tránh bị hỏng khi mưa xuống. Bây giờ các đường công vụ đi qua, phải tập trung hoàn trả cho người dân, làm đến đâu hoàn trả tới đó. Vấn đề về an toàn trong thi công và bảo đảm về an toàn phải lưu ý. Các địa phương phải phối hợp với Ban Quản lý dự án 85, Bộ Giao thông Vận tải trong quá trình thi công phải đảm bảo an toàn cho người dân nhất là vệ sinh môi trường quanh khu vực này”- Chủ tịch tỉnh Bình Định yêu cầu. 
 
Dam bao phong chong mua lu tren cong truong cao toc bac - nam qua binh Dinh hinh anh 3
Thi công dự án trọng điểm cao tốc Bắc-Nam qua tỉnh Bình Định.
 
Dam bao phong chong mua lu tren cong truong cao toc bac - nam qua binh Dinh hinh anh 4
Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tặng quà cho đại diện Công ty Cổ phần Sông Đà 10.
 
Dam bao phong chong mua lu tren cong truong cao toc bac - nam qua binh Dinh hinh anh 5
Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định kiểm tra hiện trường thi công cao tốc Bắc-Nam qua địa bàn tỉnh.
 
Dam bao phong chong mua lu tren cong truong cao toc bac - nam qua binh Dinh hinh anh 6
Đại diện Ban Quản lý 85, Bộ Giao thông Vận tải (thứ nhất bên phải) thông tin về tiến độ dự án thành phần đoạn Quy Nhơn-Chí Thạnh.



THÔNG TIN NGUỒN TIN
Link bài viết tại đây 
Ngày đăng: 06.10.2024
Nguồn: VOV.VN

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây