Tin tức Bình Định

https://tintucbinhdinh.vn

Dự án thành phần Hoài Nhơn – Quy Nhơn vượt tiến độ

Theo chủ đầu tư, dự án thành phần Hoài Nhơn – Quy Nhơn thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Định đạt 51,18% hợp đồng, vượt 0,24% so với tiến độ được duyệt.
 

Ngày 15/9, Ban quản lý dự án 85 (Bộ GTVT) – chủ đầu tư dự án thành phần Hoài Nhơn – Quy Nhơn thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 qua địa phận tỉnh Bình Định cho hay, đến nay lũy kế sản lượng 3.934 tỷ đồng, đạt 51,18% hợp đồng, nhanh 0,24$ so với tiến độ được duyệt.

Dự án thành phần Hoài Nhơn – Quy Nhơn vượt tiến độ- Ảnh 1.

Thi công hầm chui trên dự án thành phần Hoài Nhơn - Quy Nhơn. Ảnh: Văn Huy

Dự án thành phần Hoài Nhơn – Quy Nhơn dài 70 km đi qua 6 huyện, thị xã của tỉnh Bình Định với tổng mức đầu tư 12.401,25 tỷ đồng (khởi công 1/1/2023 dự kiến hoàn thành 16/12/2025).

Theo ông Nguyễn Văn Hưng – Phó giám đốc Ban quản lý dự án 85, hiện trên toàn tuyến triển khai 103 mũi thi công, trong đó 40 mũi thi công cầu, 20 mũi thi công đường, 43 mũi thi công cống và hầm chui. Các đơn vị nhà thầu bố trí 637 đầu thiết bị, 1.355 nhân sự triển khai các hạng mục.

Theo ông Hưng, hiện tại các phần việc chính trên tuyến triển khai nhịp nhàng, đồng bộ. Khó khăn lớn nhất là việc thực hiện chuyển đổi mục đích rừng sử dụng liên quan tới dự án này.

Các đơn vị đẩy nhanh tiến độ trên công trình để đảm bảo tiến độ đề ra. Ảnh: Văn Huy

Các đơn vị đẩy nhanh tiến độ trên công trình để đảm bảo tiến độ đề ra. Ảnh: Văn Huy

Theo Ban quản lý dự án 85, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có Thông báo kết luận số 2892/TB-TKTQH ngày 18/6/2024 về Tờ trình số 173/TTr-CP ngày 23/4/2024 của Chính phủ; trong đó giao trách nhiệm cho Chính phủ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết.

Ngày 5/7/2024 Bộ TN&MT đã có Văn bản số 4396/BTNMT-QHPTTNĐ gửi Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp thu giải trình kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trên cơ sở đó Chính phủ đang lấy ý kiến của thành viên Chính phủ trước khi hoàn thiện Tờ trình để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị Quyết.

Trên cơ sở các ý kiến tiếp thu giải trình kết luận của UBTVQH của các Bộ ngành liên quan, đến ngày 22/8/2024 Chính phủ đã tổng hợp và có tờ trình số 391/TTr-CP gửi UBTVQH. 

Dự kiến sau khi được UB thường vụ Quốc hội thông qua thì mất khoảng 2 tháng để hoàn thành các thủ tục đấu giá tận thu, giao khai thác để triển khai. 

Quá trình thi công sẽ được thực hiện song song đồng thời với công tác khai thác tận thu.



 		    

Nhằm tăng cường kết nối hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh với đường cao tốc, tỉnh Bình Định đề nghị Bộ GTVT điều chỉnh bổ sung đầu tư xây dựng thêm 2 nút giao liên thông kết nối đường cao tốc Bắc- Nam qua địa phận tỉnh.

  
 



THÔNG TIN NGUỒN TIN
Link bài viết tại đây 
Ngày đăng: 15.9.2024
Nguồn: NGUOIDUATIN.VN

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây