Tin tức Bình Định

https://tintucbinhdinh.vn

Phát động “90 ngày đêm bứt tốc về đích” cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn

Chiều tối nay (3/4), Binh Đoàn 12, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ phát động "90 ngày đêm bứt tốc về đích" tại gói thầu 11-XL, Dự án thành đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn, thuộc dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn dài hơn 70 km qua tỉnh Bình Định do Ban Quản lý dự án 85, Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư.  

phat dong 90 ngay dem but toc ve dich cao toc hoai nhon - quy nhon hinh anh 1 Các đơn vị ký cam kết hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Đến nay, các nhà thầu thi công sản lượng đạt 70,12% hợp đồng, vượt tiến độ được duyệt. Tuy nhiên, gói thầu 11-XL (đoạn Km0+00 - Km23+500) do Ban Điều hành Trường Sơn 5, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, Binh Đoàn 12, Bộ Quốc phòng thi công chậm tiến độ.

Nguyên nhân do đoạn qua rừng tự nhiên tại 2 huyện Hoài Ân và Phù Mỹ được bàn giao mặt bằng chậm. Thời điểm nhận bàn giao vào giữa mùa mưa và công tác chuẩn bị, thiết bị nhân lực của nhà thầu chưa đảm bảo, dẫn đến khối lượng đào đất đá còn lại rất lớn (khoảng 1,6 triệu m3). 

phat dong 90 ngay dem but toc ve dich cao toc hoai nhon - quy nhon hinh anh 2 Lãnh đạo Binh Đoàn 12 và lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định tặng quà các đơn vị thi công tại gói thầu 11-XL, dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn.

Đợt thi đua cao điểm "90 ngày đêm bứt tốc về đích" bắt đầu từ 1/4 đến 30/6 phải hoàn thành khối lượng còn lại.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12, Bộ Quốc phòng cho biết, thời gian không nhiều, đơn vị phải tăng gấp 5 lần nhân lực, vật lực so với kế hoạch ban đầu để đảm bảo tiến độ đề ra.

  phat dong 90 ngay dem but toc ve dich cao toc hoai nhon - quy nhon hinh anh 3 Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12, Bộ Quốc phòng phát biểu tại lễ phát động.
 

“Chúng tôi đã huy động đủ thiết bị, con người và đặc biệt bố trí 2 dây chuyền thảm tại 2 đầu tuyến để làm sao làm chủ được trang thiết bị. Quyết tâm 90 ngày đêm bứt phá về đích. Bình quân 1 ngày đơn vị phải thi công 7 tỷ đồng, với quyết tâm như vậy tôi đề nghị các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy của đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể để làm sao vượt thời gian, vượt tiến độ”, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc nhấn mạnh.
 

THÔNG TIN NGUỒN TIN
Link bài viết tại đây 
Ngày đăng: 04.04.2025
Nguồn: VOV.VN
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây