Tin tức Bình Định

https://tintucbinhdinh.vn

Thi công “nước rút” hoàn thành cao tốc qua Bình Định

Những ngày này, trên công trường dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn, thuộc dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam, các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thi công “3 ca 4 kíp” với quyết tâm hoàn thành dự án trước ngày 30/9/2025.

Gói thầu 12-XL thuộc dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn do liên danh các đơn vị: Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải, Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc, Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 8, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh và Công ty Cổ phần 471 thi công. Hiện nay, khối lượng thi công của gói thầu này đã vượt tiến độ đề ra. Các nhà thầu đã hoàn thành đắp đất nền, tập trung thảm nhựa nền đường.

thi cong nuoc rut hoan thanh cao toc qua binh Dinh hinh anh 1 Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 8 thảm nhựa nền đường.

Nhà thầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc thi công đoạn từ Km50+465 - Km57+460. Trên công trường, nhà thầu huy động 200 nhân công, chia thành nhiều mũi để thảm nhựa mặt đường và thi công các hạng mục khác như trồng cỏ mái taluy, làm hàng rào bảo vệ, đúc dải phân cách cứng. 

thi cong nuoc rut hoan thanh cao toc qua binh Dinh hinh anh 2 Một cống chui trên tuyến hoàn thành.

Ông Hoàng Kim Định, Chỉ huy trưởng của nhà thầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc cho biết, đơn vị đã thảm xong lớp nhựa thứ nhất. Phấn đấu đến cuối tháng 4/2025 sẽ hoàn thành toàn bộ phần mặt đường do đơn vị phụ trách.

“Thời gian tới, nhà thầu tập trung thi công móng mặt đường, kết hợp hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông và hệ thống điện chiếu sáng tại các nút giao, cùng những hạng mục chính còn lại. Các hạng mục đường ngang cũng sẽ được triển khai song song để khi dự án kết thúc thì các hạng mục phụ trợ cũng hoàn thành. Chúng tôi tranh thủ thời tiết nắng ráo để tăng ca, đảm bảo tiến độ.”

thi cong nuoc rut hoan thanh cao toc qua binh Dinh hinh anh 3 Các đơn vị trực thuộc Bình đoàn 12 - Bộ Quốc phòng ký cam kết đẩy nhanh tiến độ gói thầu 11-XL dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn trong 90 ngày để đưa dự án về đích đúng tiến độ.

Gói thầu số 11-XL (Km0 - Km23+500) cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn được khởi công ngày 01/01/2023, dự kiến hoàn thành vào ngày 30/9/2025. Gói thầu này đang chậm tiến độ do đến tháng 10/2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới có chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên (khu vực mái taluy), khiến nhà thầu nhận mặt bằng chậm hơn 8 tháng so với kế hoạch. Đồng thời, mùa mưa năm 2024 kéo dài đến hết tháng 2/2025, gây khó khăn cho việc thi công đồng loạt sau khi có mặt bằng.

Để đẩy nhanh tiến độ, đầu tháng 4 này, Binh đoàn 12 - Bộ Quốc phòng đã phát động phong trào “90 ngày đêm bứt tốc về đích” tại gói thầu 11-XL. Trong cái nắng như thiêu đốt của tháng 4, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, người lao động từ nhiều mũi thi công miệt mài làm việc. Trên sườn núi, hàng chục máy đào cỡ lớn liên tục múc đất đổ lên các xe tải vận chuyển đến những đoạn tuyến còn thiếu. Một số xe khác chở đá về trạm nghiền gần đó để sản xuất cấp phối đá dăm. Các nhà thầu đang bám sát tiến độ từng ngày, điều tiết công việc linh hoạt theo kế hoạch được duyệt.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12 - Bộ Quốc phòng cho biết, đơn vị đã bố trí 2 dây chuyền thảm nhựa từ hai đầu tuyến để làm chủ công nghệ, đảm bảo vật liệu và tiến độ thi công. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là sản xuất 179.000 m³ cấp phối đá dăm trong vòng 5 tháng. Ngoài ra, đơn vị phải vận chuyển 84.000 m³ đá từ thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa về công trình để thảm nhựa vì nguồn đá tại chỗ không đạt yêu cầu kỹ thuật. Hiện trên công trường còn khoảng 1,4 triệu m³ đất, đá phải đào trong vòng 4 tháng để hoàn thiện tuyến.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc nhấn mạnh quyết tâm bứt phá về đích trong 90 ngày đêm: “Toàn bộ tuyến của dự án này đất được tận dụng để đắp nền, đá dùng để sản xuất cấp phối. Trước đây, chúng tôi chỉ cần một trạm nghiền và khoảng 500 cán bộ, chiến sĩ, người lao động trong 3 năm. Nhưng giờ chỉ còn 5 tháng, buộc phải tăng cường thiết bị gấp 4 - 5 lần. Chúng tôi đã bàn các giải pháp để đẩy mạnh tiến độ, cam kết thông tuyến chính trước ngày 30/8/2025 và hoàn thành toàn bộ dự án trước 30/9/2025.”

  thi cong nuoc rut hoan thanh cao toc qua binh Dinh hinh anh 4 Xe cơ giới hoạt động liên tục, đảm bảo hoàn thành cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn trước 30/9.

Dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025, có tổng chiều dài hơn 70 km đi qua tỉnh Bình Định. Tổng mức đầu tư hơn 12.401 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư. Đến nay, sản lượng thi công đạt hơn 70,1% giá trị hợp đồng, vượt tiến độ đề ra.

Mới đây, trong buổi kiểm tra và làm việc với các đơn vị liên quan tại hai dự án Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu các chủ đầu tư và nhà thầu phải hoàn thành, thông xe 2 tuyến cao tốc này trước ngày 2/9/2025: “Bây giờ phải làm ngày làm đêm, tăng ca, tăng kíp lên. Các đơn vị phải hoàn thành dự án càng sớm càng tốt. Tập trung xe máy, vật tư, cố gắng hoàn thành để thông xe vào dịp mùng 2/9. Ban Quản lý dự án 85 phải chỉ đạo tất cả các đơn vị thi công tập trung, tăng ca, đặc biệt chú trọng khâu vật tư. Hiện đang là mùa khô, thuận lợi, phải tận dụng tối đa. Các đồng chí phải hết sức chú ý”.

THÔNG TIN NGUỒN TIN
Link bài viết tại đây 
Ngày đăng: 13.04.2025
Nguồn: VOV.VN
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây